Sở Công Thương

https://sct.dongnai.gov.vn

Báo cáo tiến độ triển khai và dự kiến Kế hoạch giải ngân chi tiết đến hết ngày 31/8/2025 dự án “Nâng cấp hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương”.

Sở Công Thương báo cáo tiến độ triển khai và dự kiến Kế hoạch giải ngân chi tiết đến hết ngày 31/8/2025 dự án “Nâng cấp hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương”.
Thực hiện Văn bản số 2792/STC-ĐT ngày 29/8/2025 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch 30 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công.
Tiếp theo Văn bản số 1029/SCT-VP ngày 07/8/2025 về tiến độ triển khai và dự kiến Kế hoạch giải ngân chi tiết đến hết ngày 31/8/2025 và cả năm 2025 dự án “Nâng cấp hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương”
Sở Công Thương báo cáo tiến độ kết quả thực hiện dự án: Nâng cấp hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương (gọi tắt là Dự án), như sau:
1. Cơ sở Pháp lý thực hiện dự án
Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 17/3/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về duyệt Báo cáo - kinh tế kỹ thuật dự án Nâng cấp hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương
Theo đó, Sở Công Thương được duyệt tổng số dự toán cho dự án Nâng cấp và phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương là 2.498.855.000 đồng.
2. Kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025:
- Đã có chủ trương cho phép tại Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương: Tổng dự toán 2,5 tỷ đồng với nguồn vốn là ngân sách tỉnh – đầu tư công, thời gian thực hiện tối đa 03 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án (trong đó chi phí thiết bị khoảng 2,233 tỷ dồng, chi phí quản lý dự án khoảng 0,05 tỷ đồng, chi phí tư vấn khoảng 0,074 tỷ đồng, chi phí khác khoảng 0,029 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 0,114 tỷ đồng).
  • Đã có Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 12/6/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/6/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025. Theo đó, năm 2025, Sở Công Thương được giao tổng số vốn ngân sách tỉnh năm 2025 cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho 01 dự án Nâng cấp và phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương là 43.000.000 đồng và cho giai đoạn đầu tư2.300.000.000 đồng.
  • Với giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Ngày 17/5/2025 đã hoàn thành việc thành quyết toán với tổng giá trị đã thực hiện thực tế là 41.000.000 đồng.
  • Với giai đoạn đầu tư:
+ Ngày 18/7/2025, Sở Công Thương đã ban hành Tờ trình số 428/TTr-SCT gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính về việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh dự án “Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương”.
+ Ngày 05/8/2025, Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 932/SCT-VP về việc báo cáo rà soát và làm rõ hồ sơ điều chỉnh dự án Nâng cấp hạ tầng CNTT của Sở Công Thương theo ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 1333/STC-ĐT ngày 01/8/2025 của Sở Tài chính.
+ Đến nay, Sở đang đợi Sở Tài chính tổng hợp, có ý kiến trình UBND tỉnh, nếu được tiếp tục thực hiện, Sở sẽ hoàn tất thanh quyết toán kinh phí được giao trong năm 2025.
3. Đề xuất, kiến nghị
Sau khi Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh dự án nếu được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương sẽ thực hiện các hồ sơ theo tiến độ công việc và sẽ giải ngân 100% dự toán giai đoạn đầu tư đến ngày 31/12/2025. Để dự án đạt được tiến độ triển khai và đúng theo kế hoạch giải ngân chi tiết nêu trên, Sở kiến nghị Sở Tài chính quan tâm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2190/UBND-KTNS ngày 31/7/2025: “Áp dụng “luồng xanh” trong thẩm định; rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan; chủ động hướng dẫn, phối hợp với chủ đầu tư trong lập hồ sơ thiết kế xây dựng để tránh việc chỉnh sửa nhiều lần (trường hợp cần thiết có thể cử công chức trực tiếp làm việc với chủ đầu tư để hướng dẫn, tháo gỡ)”, tổ chức thẩm định dự án và trình UBND tỉnh sớm xem xét, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh dự án Nâng cấp và phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương để có căn cứ thực hiện tiếp theo.
Trên đây là kết quả tiến độ thực hiện dự án năm 2025 tại Sở Công Thương, gửi Sở Tài chính tổng hợp theo quy định./.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây