Sở Công Thương

https://sct.dongnai.gov.vn

Dự án Sân bay Long Thành: "Đua tốc" về đích

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, một trong những công trình trọng điểm quốc gia, đang bước vào giai đoạn quyết định với mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 19/12/2025 và đưa vào vận hành thương mại vào nửa đầu năm 2026. Với quyết tâm cao độ từ Chính phủ, các bộ, ngành và Chủ đầu tư, toàn bộ dự án đang chứng kiến những bước tiến thần tốc. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 52,57% so với giá trị hợp đồng đã ký.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, một trong những công trình trọng điểm quốc gia, đang bước vào giai đoạn quyết định với mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 19/12/2025 và đưa vào vận hành thương mại vào nửa đầu năm 2026. Với quyết tâm cao độ từ Chính phủ, các bộ, ngành và Chủ đầu tư, toàn bộ dự án đang chứng kiến những bước tiến thần tốc. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 52,57% so với giá trị hợp đồng đã ký.

Cơ sở pháp lý và sự chỉ đạo quyết liệt

Dự án được triển khai dựa trên các văn bản pháp lý quan trọng, bao gồm:

  • Nghị quyết số 95/2019/QH14 của Quốc hội: Về báo cáo nghiên cứu khả thi.

  • Quyết định số 1777/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

  • Nghị định số 167/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Giải quyết vướng mắc pháp lý cho việc tăng vốn.

  • Nghị quyết số 174/2024/QH15 của Quốc hội: Bổ sung hạng mục đường cất hạ cánh thứ hai vào Dự án thành phần 3.

Sự quyết liệt của Chính phủ, đặc biệt là 8 lần kiểm tra và đôn đốc tiến độ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng hoạt động giám sát thường xuyên của Ban Chỉ đạo Nhà nước, đã tạo động lực mạnh mẽ, giúp các liên danh nhà thầu cam kết rút ngắn tiến độ từ 3 đến 6 tháng so với hợp đồng ban đầu.

Chi tiết các dự án thành phần

Dự án thành phần 3 "Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không" do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, bao gồm các gói thầu chính sau:

Gói thầu thi công Nhà ga hành khách: Gói thầu này có tổng giá trị khối lượng hoàn thành khoảng 16.667 tỷ đồng. Công tác xây thô đạt 95,5% (khu trung tâm 97%, khu cánh 94%), cơ bản hoàn thành trong tháng 8/2025. Mái bao che lớp 1 đã hoàn thành 90,2% và mái lấy sáng đạt 65,49%. Mục tiêu là cơ bản hoàn thành phần xây dựng trước 19/12/2025.

Gói thầu Hệ thống Giao thông kết nối tuyến số 1 và số 2: Gói thầu có giá trị khối lượng thực hiện 2.281 tỷ đồng. Tiến độ đã vượt kế hoạch khi thông xe kỹ thuật tuyến T1 vào ngày 30/4/2025, rút ngắn tiến độ 3 tháng so với hợp đồng.

Gói thầu Nhà để xe: Gói thầu này có giá trị khối lượng hoàn thành khoảng 509 tỷ đồng. Hiện tại, đã hoàn thành cơ bản phần cọc và đang triển khai phần móng, dầm, sàn, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành phần thô và mặt ngoài trước 19/12/2025.

Đường cất hạ cánh thứ 2: Với giá trị khối lượng thực hiện khoảng 68,6 tỷ đồng, dự án khởi công ngày 30/5/2025. Các nhà thầu đang đồng loạt triển khai thi công nền, móng đường, và thoát nước, với mục tiêu hoàn thành cơ bản phần nền, móng trước 19/12/2025.

Các gói thầu khác: Gói thầu tường rào ranh giới đã huy động 102 nhân sự và 12 thiết bị, với giá trị thực hiện 24,48 tỷ đồng. Gói thầu hệ thống quản lý sân bay đang được triển khai lắp đặt thiết bị, dự kiến hoàn thành trong Quý I/2026. Gói thầu nhà ga hàng hóa số 1 đã khởi công hạng mục cọc và đang phấn đấu hoàn thành kết cấu và bao che trước 19/12/2025. Cuối cùng, gói thầu công trình xử lý nước thải được khởi công ngày 04/8/2025 và phấn đấu hoàn thành phần xây dựng trước 19/12/2025.

Công tác tài chính: đảm bảo nguồn vốn dồi dào

ACV đã giải quyết thành công bài toán tài chính để đảm bảo nguồn lực cho dự án.

  • Vốn tự có: Lợi nhuận sau thuế của ACV trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 4.756 tỷ đồng, giúp tăng tổng tài sản lên 81.867 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 63.076 tỷ đồng. ACV đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 21.772 tỷ đồng lên 35.828 tỷ đồng.

  • Vốn vay thương mại: ACV đã ký hợp đồng tín dụng trị giá 1,8 tỷ USD (khoảng 46.836 tỷ đồng) với liên danh các ngân hàng lớn (Vietcombank, BIDV, Vietinbank).

  • Giải ngân: Tổng giá trị giải ngân từ đầu dự án đến nay đạt 28.078 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2025, dự án đã giải ngân 10.192 tỷ đồng, đạt 36,39% kế hoạch năm.

Với sự đồng bộ trong triển khai và quyết tâm cao, Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang phấn đấu hoàn thành các hạng mục then chốt đúng và vượt tiến độ đề ra, sẵn sàng cho công tác khai thác thương mại vào năm 2026.

(Nguồn: 89/BC-UBND ngày 20/8/2025 của UBND tỉnh)./.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây