Sở Công Thương

https://sct.dongnai.gov.vn

Dự án đường ĐT 753 nối cầu Mã Đà: Yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc về mặt bằng

Sở Công Thương Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng liên quan dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 nối cầu Mã Đà.

Ngày 12-11, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai có văn bản thống nhất giải pháp xử lý vướng mắc liên quan đến trách nhiệm và kinh phí di dời hạ tầng điện thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 nối cầu Mã Đà.

Theo Sở Công Thương Đồng Nai, dự án nâng cấp, mở rộng ĐT 753 là dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm kết nối tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập.

Để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án, Sở Công Thương đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (chủ đầu tư) khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng.

Ban chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan sớm xác định vị trí trồng trụ điện và thực hiện cắm mốc vị trí móng di dời cụ thể cho từng trụ điện.

Đẩy nhanh công tác giải tỏa (nhà ở, bờ rào, biển quảng cáo, cây xanh...) để bàn giao mặt bằng sạch toàn tuyến cho Điện lực Đồng Nai triển khai thi công.

Đồng thời chủ động làm việc trực tiếp với người dân là chủ sở hữu các trạm biến áp chuyên dùng dọc tuyến để các chủ tài sản tự thực hiện di dời đồng bộ.

Sở Công Thương đề nghị Điện lực Đồng Nai trên cơ sở hiện trạng thực tế, khẩn trương chủ động khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phục vụ công tác di dời lưới điện.

Gửi hồ sơ thiết kế đến chủ đầu tư và cơ quan quản lý đường bộ (Sở Xây dựng) để thỏa thuận, thống nhất phương án di dời (vị trí, cao độ...), đảm bảo tuân thủ các quy định kỹ thuật và an toàn.

Sở Công Thương Đồng Nai đề nghị các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo đúng thời hạn. Nếu các đơn vị không có báo cáo hoặc chậm trễ triển khai, Sở Công Thương sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, chỉ đạo xử lý trách nhiệm.

Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT 753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay Long Thành và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải khởi công tháng 12-2024. Dự án đi qua hai xã Đồng Tâm, Tân Lợi và phường Bình Phước (Đồng Nai) với chiều dài 13km, tổng mức đầu tư 480 tỉ đồng.

Dự án nằm trong tuyến đường đầu tiên và trực tiếp kết nối Đồng Nai và Bình Phước cũ mà không phải "quá giang" địa phương khác nên rất được kỳ vọng.

Tuy nhiên tiến độ giải phóng mặt bằng chậm và thi công không đảm bảo an toàn khiến người dân bức xúc. Nguyên nhân chính được cho là do mưa liên tục, thiếu vật liệu san lấp và vướng lưới điện.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Đồng Nai, vướng mắc lớn nhất hiện nay trong việc di dời lưới điện phục vụ dự án vì chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao mặt bằng sạch toàn tuyến.

Kết quả ghi nhận thực tế ngày 7-11 cho thấy hiện trường vẫn chưa thuận lợi: vị trí trồng trụ chưa có, một số vị trí hành lang an toàn lưới điện không đảm bảo nếu di dời, do vướng khoảng cách an toàn điện vào mái nhà của người dân, gây mất an toàn điện.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây