Sở Công Thương

https://sct.dongnai.gov.vn

Đồng Nai tăng tốc triển khai 29 công trình trọng điểm, tháo gỡ khó khăn để không đánh mất lợi thế Long Thành

Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 29 công trình, dự án được đưa vào danh mục công trình, dự án trọng điểm. Trong đó, có 13 dự án đầu tư công, 6 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, 10 dự án vốn đầu tư ngoài ngân sách và các đề án, quy hoạch

Ngày 4/9/2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh cùng Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã chủ trì cuộc họp với Tổ chỉ đạo nhằm thúc đẩy tiến độ 29 công trình, dự án trọng điểm đang được triển khai tại địa phương. Các dự án này gồm 13 công trình đầu tư công với tổng vốn hơn 53.600 tỷ đồng, 6 dự án theo hình thức đối tác công – tư (PPP) với tổng vốn trên 117.000 tỷ đồng, và 10 công trình thuộc nhóm đầu tư ngoài ngân sách kèm các đề án quy hoạch quan trọng.

Trong 13 dự án đầu tư công, hiện đã có 6 dự án đang thi công, 7 dự án còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư. Những khó khăn nổi bật nhất hiện nay là công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng, bên cạnh đó là việc thiếu hụt nguồn vật liệu đắp nền, gây chậm tiến độ ở một số hạng mục.

Riêng với nhóm dự án PPP, khó khăn chủ yếu đến từ cơ sở pháp lý và quy trình triển khai. Nhiều nội dung còn vướng mắc liên quan đến trình tự thủ tục, hồ sơ, thẩm định, hình thức thanh toán hay quy định hợp đồng chưa được hướng dẫn rõ ràng. Các dự án ngoài ngân sách và quy hoạch cũng gặp tình trạng tương tự, với việc chậm trễ do vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch chưa được phân cấp hiệu quả.

Để tháo gỡ khó khăn kịp thời, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tích cực phối hợp với địa phương và trung tâm phát triển quỹ đất, thúc đẩy giải phóng mặt bằng sớm có thể thiết lập điều kiện thi công. Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & Môi trường được giao nhiệm vụ xử lý ngay các vướng mắc về hồ sơ, ưu tiên áp dụng “luồng xanh” để rút ngắn thủ tục hành chính liên quan. Với dự án theo hình thức PPP, Sở Tài chính và Sở Xây dựng được phép linh hoạt vận dụng các quy định pháp luật tạm thời để tiến hành, đồng thời cập nhật kịp thời các hướng dẫn mới, đề xuất điều chỉnh phù hợp trình UBND tỉnh xem xét.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐND tỉnh Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh rằng việc triển khai các dự án trọng điểm không chỉ là nhiệm vụ, mà là trách nhiệm chung, cần sự phối hợp nhịp nhàng từ nhiều cấp ngành. Điều này càng cấp thiết khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành sắp đi vào hoạt động, nhưng nếu các tuyến kết nối chưa hoàn thiện, tỉnh sẽ đánh mất lợi thế trong phát triển kinh tế – xã hội.

Lãnh đạo tỉnh quyết định sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án tại cấp cơ sở như xã, phường nhằm tăng hiệu quả chỉ đạo từ khâu giải phóng mặt bằng đến hoàn thiện hạ tầng.

Song song với đó, tỉnh Đồng Nai cũng đang đề xuất điều chuyển khối lượng thi công nhằm siết tiến độ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và Vành đai 3 TP.HCM, đẩy nhanh mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025. Ngoài ra, Sở Tài chính đang chủ trì rà soát điều chỉnh quy hoạch tỉnh phù hợp với tình hình mới và định hướng phát triển lâu dài. Các dự án kết nối vùng như cầu Cát Lái, Đồng Nai 2, Hiếu Liêm, Thạnh Hội, Xóm Lá, Tân An, Tân Hiền và cầu Mã Đà cũng được ưu tiên chỉ đạo gắn kết với quy hoạch Vành đai 4 TP.HCM.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây