Sở Công Thương

https://sct.dongnai.gov.vn

Đồng Nai đôn đốc giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng

Liên quan dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án trọng điểm phải được ưu tiên, tranh thủ từng ngày, từng giờ.

Ngày 12-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án điện 3 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN), dự án hiện đang gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến mặt bằng và vật liệu.

Cụ thể, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực công trình chính đang vướng mặt bằng để thi công đào đoạn đường ống áp lực vào nhà máy, bãi đổ thải đã hết chỗ do còn vướng 28 thửa đất chưa được phê duyệt phương án bồi thường.

Ở hạng mục cầu Hiếu Liêm vẫn chưa được bàn giao mặt bằng thi công tại đầu mố B và đường dẫn đầu cầu.

Song song đó, dự án cũng gặp khó khăn về nguồn vật liệu đá dăm chưa bảo đảm nhu cầu, giá nhiên liệu (dầu) phục vụ máy móc tăng cao từ đầu tháng 3 đến nay và lượng mua thực tế chỉ được khoảng 1/3 so với nhu cầu…

Để đảm bảo tiến độ phát điện trong năm 2027, Ban quản lý dự án điện 3 kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong tháng 3 phục vụ thi công công trình chính và hạng mục cầu Hiếu Liêm.

Đồng thời chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến về mỏ đá Tân Cang 1 nhằm tăng cường khai thác, sản xuất đá dăm cung cấp cho dự án cũng như giới thiệu thêm một số mỏ đá khác để bổ sung nguồn vật liệu thi công.

Sau khi lắng nghe lãnh đạo UBND xã Trị An, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, ông Hồ Văn Hà cho rằng các văn bản cần thiết đã được tỉnh ban hành đầy đủ, đồng thời phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm cho cấp xã.

Do đó, UBND xã Trị An cần chủ động, nỗ lực và linh hoạt hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án trọng điểm phải được ưu tiên, tranh thủ từng ngày, từng giờ. Các thủ tục cần được triển khai nhanh chóng. Trường hợp vận động, thuyết phục không đạt kết quả thì xem xét áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Về dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư, ông Hà lưu ý tiến độ cần được đẩy nhanh hơn so với các dự án thông thường nhằm sớm giao đất cho người dân ổn định cuộc sống. Trong thời gian chờ tái định cư, địa phương cần hỗ trợ tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Ông Hà giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời hỗ trợ chủ đầu tư kết nối nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây