Đồng Nai chốt tiến độ bồi thường dự án cao tốc TP.HCM - Long Thành

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu phải hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân trong khu vực dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Ngày 27-1, UBND tỉnh Đồng Nai làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Theo Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU, thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC), để triển khai dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành cần thu hồi hơn 4ha đất thuộc các xã An Phước, Long Thành và Nhơn Trạch.

Đến nay, 100% mặt bằng qua xã Nhơn Trạch (khoảng 1.300m2) với chiều dài gần 1km đã được bàn giao cho chủ đầu tư. Mặt bằng qua xã An Phước cũng cơ bản được bàn giao trên thực địa, các phương tiện thi công đã tiếp cận công trường triển khai thi công.

Tuy nhiên, tại nút giao quốc lộ 51 đến cuối tuyến (nút giao Long Thành nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) thuộc địa phận xã Long Thành vẫn còn vướng mắc 63 trường hợp.

Trong đó có 6 trường hợp giải tỏa trắng vẫn chưa bàn giao mặt bằng.

Nhằm đảm bảo tiến độ dự án, SEPMU kiến nghị cơ quan chức năng sớm hoàn thành xét tái định cư các trường hợp giải tỏa trắng trong tháng 1-2026 và bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong tháng 2-2026.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành là dự án được triển khai theo công trình xây dựng khẩn cấp.

Đây là dự án phục vụ kết nối giao thông giữa TP.HCM với sân bay Long Thành. Vì vậy, các cơ quan, địa phương liên quan phải hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng (trừ phần diện tích 6 hộ dân phải giải tỏa trắng) trước Tết Nguyên đán 2026.

Đồng thời phải hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân trong khu vực dự án trước Tết Nguyên đán 2026.

Ông Hà yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan phải lập đường găng chi tiết tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với từng hộ dân để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.