Sở Công Thương

https://sct.dongnai.gov.vn

Tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng CCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019

Qua rà soát tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN trên địa bàn tỉnh, đến nay, trong 27 CCN được quy hoạch có 04 cụm triển khai xây dựng hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, 03 cụm đang triển khai xây dựng hạ tầng, 01 cụm đã hoàn tất công tác bồi thường, 14 cụm đang tiến hành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó: có 04 cụm có doanh nghiệp đang xin đầu tư và 10 CCN đã có chủ đầu tư, đang thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo; 02 CCN được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương tạm ứng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; còn 03 cụm chưa có doanh nghiệp đăng ký đầu tư

Qua rà soát tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN trên địa bàn tỉnh, đến nay, trong 27 CCN được quy hoạch có 04 cụm triển khai xây dựng hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, 03 cụm đang triển khai xây dựng hạ tầng, 01 cụm đã hoàn tất công tác bồi thường, 14 cụm đang tiến hành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó: có 04 cụm có doanh nghiệp đang xin đầu tư và 10 CCN đã có chủ đầu tư, đang thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo; 02 CCN được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương tạm ứng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; còn 03 cụm chưa có doanh nghiệp đăng ký đầu tư.

Thông tin chi tiết như sau:

-       Bốn (04) CCN có hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, cụ thể: CCN Phú Cường - huyện Định Quán; CCN Gốm sứ Tân Hạnh - thành phố Biên Hòa; CCN Phú Thạnh Vĩnh Thanh - huyện Nhơn Trạch và CCN Hố Nai 3 - huyện Trảng Bom.

-       Ba (03) cụm đang triển khai xây dựng hạ tầng: CCN Thiện Tân giai đoạn 1; CCN VLXD Tân An và CCN Hưng Lộc.

-       Một (01) cụm đã hoàn tất công tác bồi thường: CCN Tam An đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 100% (47,27 ha). Các QĐ giao đất, thuê đất: QĐ số 2693/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 (32,83 ha), QĐ số 2746/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 (11,96ha), QĐ số 2894/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 (2,48 ha); Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 về việc điều chỉnh các Quyết định nêu trên, như vậy tổng diện tích giao đất, thuê đất của Công ty Trường Lâm là 47,27 ha

-       Mười bốn (14) cụm đang tiến hành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó: có 04 cụm có doanh nghiệp đang xin đầu tư: CCN Ô tô Đô Thành, CCN xã Đồi 61 (dự kiến thay thế CCN An Viễn), CCN Phước Tân và CCN Bàu Trâm  và 10 CCN đã có chủ đầu tư: CCN Thạnh Phú – Thiện Tân, CCN Vĩnh Tân, CCN Tân An; CCN Long Phước 1 , CCN Phước Bình, CCN Hưng Thịnh, CCN Quang Trung, CCN Dốc 47, CCN Xuân Hưng, CCN Phú Thanh.

1.  Hai (02) CCN được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương tạm ứng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: CCN Phú Túc và CCN Long Giao

2.  Ba (03) CCN chưa có chủ đầu tư, gồm: CCN Thanh Bình - huyện Trảng Bom - 48,75 ha; CCN Phú Vinh - huyện Định Quán - 35,31 ha và CCN Trị An (ngày 21/8/2019, UBND tỉnh đã có văn bản số 9675/UBND-KT về việc chấp thuận chủ trương thu hồi Quyết định thành lập CCN Trị An, huyện Vĩnh Cửu, do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư làm chủ đầu tư).

Như vậy, tính thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn chưa quy hoạch CCN chuyên sâu dành cho nhóm ngành CNHT. Mặt khác, ngoại trừ 04 CCN đã hoàn chỉnh hạ tầng (đã lấp đầy) và 03 CCN chưa có chủ đầu tư, 20 CCN còn lại có tiến độ đầu tư rất chậm chủ yếu là vướng thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng. Do đó, các DNNVV thuộc lĩnh vực CNHT trong nước rất khó tiếp cận mặt bằng sản xuất trong các CCN.​
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây