Sở Công Thương

https://sct.dongnai.gov.vn

Tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng, hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 27 cụm công nghiệp được quy hoạch, triển khai đầu tư với tổng diện tích 1.496,8ha.

Thực hiện chế độ báo cáo về cụm công nghiệp tại Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương, Sở Công Thương Thương báo cáo tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng, hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn như sau:

I. Tình hình quy hoạch, thành lập cụm công nghiệp trên địa bàn

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp đến năm 2020, có tính đến năm 2025. Theo đó có 40 cụm công nghiệp được quy hoạch.

Đến ngày 15/12/2014, UBND tỉnh đã có văn bản số 11652/UBND-ĐT gửi Bộ Công Thương về việc điều chỉnh danh mục quy hoạch CCN trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Bộ Công Thương đã có văn bản số 1748/BCT-CNĐP ngày 13/02/2015, nội dung hướng dẫn UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xây dựng Đề án bổ sung CCN Phước Tân (thay thế CCN A – Hố Nai 3) vào Quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có  27 cụm công nghiệp được quy hoạch, triển khai đầu tư với tổng diện tích 1.496,8ha.

Về thành lập CCN: Có 16/27 CCN đã được phê duyệt quyết định thành lập

Về quy hoạch chi tiết xây dựng CCN: Có 24/27 CCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết CCN

II. Tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng, hoạt động của các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn

1. Tiến độ thực hiện BT, GPMB dự án hạ tầng CCN

 Có 9/27 CCN đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT, GPMB), bàn giao, cho thuê toàn bộ hoặc 1 phần diện tích đất dự án CCN, (trong đó: có 03 CCN đã đầu tư hạ tầng; 01 CCN đã hoàn tất công tác BT, GPMB, triển khai đấu giá; 05 CCN đã bồi thường, bàn giao 1 phần diện tích đất, còn vướng 1 phần diện tích đất đang tiếp tục BT, GPMB).

Có 8/27 CCN không thực hiện BT, GPMB (trong đó: có 03 CCN được quy hoạch trên cơ sở khoanh vùng khu vực đã có nhiều dự án hiện hữu, không thực hiện bồi thường GPMB cho toàn dự án hạ tầng CCN, mà thực hiện riêng lẻ từng dự án thứ cấp trong CCN (trong 03 CCN này có 01 CCN đã hoàn chỉnh hạ tầng CCN); 02 CCN hoán đổi vị trí khác và 03 CCN dự kiến loại bỏ quy hoạch, đang rà soát cập nhật quy hoạch). Có 5/27 CCN đang thực hiện BT, GPMB. Có 5/27 CCN chưa thực hiện BT, GPMB.

2. Hạ tầng kỹ thuật môi trường CCN

Tính đến nay, trong 16/27 CCN đã được phê duyệt quyết định thành lập, có 10/16 CCN đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, gồm: CCN Phú Cường (huyện Định Quán); CCN Phú Thạnh – Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch); CCN Tam An và CCN Long Phước 1 (huyện Long Thành); CCN Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc); CCN Thiện Tân và CCN VLXD Tân An (huyện Vĩnh Cửu); CCN Gốm sứ Tân Hạnh (TP. Biên Hòa); CCN Hưng Lộc và CCN Quang Trung (huyện Thống Nhất). Trong đó: 

CCN gốm Tân Hạnh - TP Biên Hòa: có 01 trạm XLNT toàn cụm với công suất 850m3/ngày.đêm.

CCN Phú Cường – huyện Định Quán: Đã được cấp phép xây dựng tháng 12/2016, đã được Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hệ thống XLNT trong tháng năm 2017, đang vận hành thử nghiệm giai đoạn 1 HTXLNT với công suất 350m3/ngày.đêm.

CCN Phú Thạnh – Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch: Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường CCN được đầu tư cơ bản, bao gồm: hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. Về Trạm xử lý nước thải tập trung: gồm 02 gói thầu là san lắp và gói lắp đặt thiết bị, trong đó: gói san lắp khởi công ngày 04/12/2020 và đã hoàn thành 100% khối lượng vào cuối tháng 4/2021; về gói thầu thiết bị: UBND huyện đã phê duyệt kết quả trúng thầu tại Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 dự kiến đầu tháng 9/2021 hoàn thành. Tuy nhiên, qua trao đổi với Trung tâm Dịch vụ Công ích huyện (đơn vị đại diện chủ đầu tư là UBND huyện Nhơn Trạch) cho biết do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên tiến độ triển khai chậm so với kế hoạch và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2021.

CCN VLXD Tân An: hiện đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm. Chủ đầu tư dự án cam kết sẽ hoàn thành thủ tục về vận hành và nghiệm thu công trình xử lý nước thải trong quý I/2022.

CCN Hố Nai 3 – huyện Trảng Bom: trong năm 2019, UBND huyện Trảng Bom đã chỉ đạo các Phòng chuyên môn tổ chức khảo sát hiện trạng tại CCN VLXD Hố Nai 3 để tham mưu lập quy hoạch hệ thống thu gom nước thải và trạm xử lý nước thải tập trung của CCN. Qua khảo sát, các đơn vị đã thống nhất đề xuất vị trí quy hoạch Trạm xử lý nước thải tập trung tại cuối tuyến đường D2, quy hoạch hệ thống thu gom nước thải dọc theo tuyến thoát nước mưa hiện hữu. Tuy nhiên do khó khăn về kinh phí nên UBND huyện chưa triển khai việc lập quy hoạch hệ thống thu gom nước thải và Trạm xử lý nước thải tập trung của Cụm. 

3. Về tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng chung CCN 

Tính đến nay, trong 16/27 CCN đã được phê duyệt quyết định thành lập, có 13/16 CCN đã được phê duyệt chủ trương đầu tư CCN, gốm: 04 CCN có hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, 05 cụm đang triển khai xây dựng hạ tầng, 04 cụm đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

4. Kết quả thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh trong CCN

Kết quả thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh trong CCN: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 27 CCN, với tổng diện tích là 1.496,8ha, trong đó diện tích đất công nghiệp dùng cho thuê khoảng 942,4 ha. Trong 16 CCN (với tổng diện tích là 922,2 ha, đất công nghiệp là 549,6 ha) đã có 190 dự án thứ cấp hoạt động hiện hữu, với tổng diện tích đã cho thuê khoảng 347,91 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 63,3% và chiếm tỷ lệ 36,92% tổng diện tích đất dành cho thuê 27 CCN đã được quy hoạch, Cụ thể: Bốn (04) CCN đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh, thu hút được 92 dự án vào sản xuất kinh doanh trong cụm, bốn (04) CCN đang triển khai xây dựng hạ tầng; trong đó 02 CCN đã có 15 dự án thứ cấp hoạt động hiện hữu. Ngoài ra, còn có 10 CCN được quy hoạch, đang trong quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng hoặc chưa đầu tư xây dựng hạ tầng CCN nhưng hiện trạng đã có 83 doanh nghiệp đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, do một số CCN được quy hoạch trên cơ sở hiện trạng đã có dự án SXKD tại vị trí đề xuất quy hoạch CCN.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây