Sở Công Thương

https://sct.dongnai.gov.vn

Chốt thời gian đốt lửa lần đầu, phát điện của Nhà máy điện 1,4 tỷ USD tại Nhơn Trạch

Chốt thời gian đốt lửa lần đầu, phát điện của Nhà máy điện 1,4 tỷ USD tại Nhơn Trạch

Dự án Nhà máy điện (NMĐ) Nhơn Trạch 3 sẽ đốt lửa lần đầu vào tháng 12-2024 và dự kiến phát điện thương mại tháng 6-2025. Còn NMĐ Nhơn Trạch 4 sẽ đốt lửa lần đầu tháng 4-2025 và phát điện thương mại 9-2025.

Đây là thông tin được Tổng công ty điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) - chủ đầu tư dự án công bố.

 
Toàn cảnh tiến độ Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 vào tháng 11-2024. Ảnh: BQLDA

Đã hoàn thành 95% khối lượng

Tính đến ngày 15-11, tổng thể gói thầu EPC (gói thầu hỗn hợp về thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp) của Dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đã thực hiện đạt 95%. Trong đó, công tác thiết kế đạt hơn 98%, công tác mua sắm và chế tạo đạt gần 100%, công tác thi công lắp đặt thiết bị đạt 97% và công tác chạy thử nghiệm đạt 18%.

Trên cơ sở tiến độ thực tế của dự án đến thời điểm hiện tại, nhà đầu tư dự kiến mốc thời gian NMĐ Nhơn Trạch 3 sẽ đốt lửa lần đầu vào cuối tháng 12-2024 và bàn giao cho chủ đầu tư vận hành thương mại trong tháng 6-2025.

Hệ thống phân phối điện và nhiều hạng mục của nhà máy đã hoàn tất. Ảnh: BQLDA 
Hệ thống phân phối điện và nhiều hạng mục của nhà máy đã hoàn tất. Ảnh: BQLDA

Còn NMĐ Nhơn Trạch 4 sẽ nhận điện ngược về sân phân phối 500 kV vào cuối tháng 11-2024. Thực hiện đốt lửa lần đầu trong tháng 4-2025 và bàn giao chủ đầu tư trong tháng 9-2025.

Hiện tại, liên danh 2 nhà thầu là Samsung C&T Corporation và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đang tập trung hoàn thành lắp đặt turbine hơi, turbine khí và máy phát điện để sẵn sàng cho công tác chạy thử, vận hành thương mại.

Song song với dự án xây dựng nhà máy, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đang tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành 4 tuyến đường dây và trạm biến áp nhằm giải tỏa công suất cho NMĐ. Trong số đó, dự án đường dây 500 kV NMĐ Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè đã hoàn thành xây dựng trụ, gần hoàn thành kéo dây sẵn sàng đấu nối điện với nhà máy.

Các thiết bị tại nhà điều hành đã hoàn thành lắp đặt. Ảnh: BQLDA 
Các thiết bị tại nhà điều hành đã hoàn thành lắp đặt. Ảnh: BQLDA

Thêm 9-12 tỷ kWh điện/năm cho lưới điện Quốc gia

NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 dự án nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng đầu tiên tại Việt Nam. Đây cũng là một trong số ít các dự án điện có turbine công suất cao nhất (trên 500 MW) hiệu suất khí cao nhất (64% - mức cao nhất Việt Nam) trên thế giới hiện nay.

Dự án có tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, tổng công suất là 1.624 MW. Khi hoạt động, 2 nhà máy có thể cung cấp 9-12 tỷ kWh điện/năm cho hệ thống lưới điện Quốc gia (tương đương khoảng 60-80% tổng sản lượng điện tiêu thụ 1 năm của Đồng Nai).

Tuyến đường dây đầu tiên trong 4 tuyến đường dây giải tỏa công suất cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đã hoàn thành xây trụ, kéo dây. Ảnh: Hoàng Lộc 
Tuyến đường dây đầu tiên trong 4 tuyến đường dây giải tỏa công suất cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đã hoàn thành xây trụ, kéo dây. Ảnh: Hoàng Lộc

Đối với Đồng Nai, dự án hoạt động sẽ đem lại doanh thu ổn định khoảng 17-18 ngàn tỷ đồng/năm. Góp phần đảm bảo nguồn điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như các tỉnh khu vực phía Nam. Bên cạnh đó, dự án cũng tạo việc làm cho lao động địa phương.

Do đây là dự án công trình trọng điểm quốc gia ngành năng lượng, thời gian qua, Chính phủ, Bộ Công thương và UBND tỉnh đã có nhiều buổi làm việc, nhiều văn bản chỉ đạo tháo gỡ vướng về mặt bằng, quy hoạch, thi công để dự án triển khai một cách thuận lợi.

Đại diện PV Power và EVN ký hợp đồng mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Ảnh: CTV 
Đại diện PV Power và EVN ký hợp đồng mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Ảnh: CTV

Đến nay, chủ đầu tư đã thuận lợi ký kết hợp đồng vay vốn, trong đó có hợp đồng tín dụng trị giá 521,5 triệu USD với 2 ngân hàng ngoại; đã ký kết thành công hợp đồng mua bán điện, một trong những hợp đồng quan trọng trước khi Nhà máy đi vào hoạt động thương mại.

Dự án hiện còn vướng ký hợp đồng thuê hơn 6 héc ta đất với chủ đầu tư Khu công nghiệp Ông Kèo để hoàn thiện dự án.​

Nguồn: Baodongnai

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây