Sở Công Thương

https://sct.dongnai.gov.vn

Quyết tâm vượt khó, đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm ngành năng lượng (Y)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình,công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Sáng 23/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Theo báo cáo từ Bộ Công Thương, Bộ đã có cuộc làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và các cơ quan liên quan để kiến nghị thí điểm dự án điện gió ngoài khơi của PVN.

Đồng thời, việc rà soát và hoàn thiện các văn bản pháp luật cũng được thực hiện để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia xây dựng ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi, nhằm đưa Việt Nam trở thành trung tâm điện gió ngoài khơi của khu vực.

Về hai dự án nhà máy nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4, công tác bàn giao, cho thuê đất và hạ tầng thi công các hạng mục đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, việc bồi thường và giải phóng mặt bằng cho các dự án lưới điện giải tỏa công suất cho nhà máy nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4 đang triển khai rất chậm. Trong thời gian tới, EVN và PVN cần thống nhất ký hợp đồng mua bán điện (PPA) để đảm bảo tiến độ.

Tại buổi họp, Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, đang khẩn trương thực hiện thủ tục điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu đô thị mới Nhơn Trạch. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai tập trung chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành bàn giao mặt bằng cho các dự án lưới điện giải tỏa công suất cho nhà máy nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4 vào cuối năm 2024.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Bộ TN&MT để hoàn thành bàn giao mặt bằng cho các dự án lưới điện giải tỏa công suất cho nhà máy nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4 vào cuối năm 2024.

Đối với các dự án trong Trung tâm điện lực Quảng Trạch, dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 đã đạt 63% nhưng vẫn còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng cho một số hạng mục. Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 2 đang tiến hành điều chỉnh chủ trương đầu tư để chuyển đổi sang sử dụng LNG.

Ban Chỉ đạo đã thảo luận về cơ chế phát triển điện khí, trước mắt là nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn lại của hai dự án nhà máy nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4; Chuỗi dự án Khí - Điện Lô B; Trung tâm điện lực Quảng Trạch...; giải pháp xử lý các dự án nguồn điện chậm tiến độ, chậm triển khai; hướng giải quyết dứt điểm một số dự án điện năng lượng tái tạo vi phạm các quy định pháp luật trong quá trình đầu tư xây dựng để có thể đưa vào khai thác nhằm hạn chế lãng phí nguồn lực và tăng công suất nguồn cho hệ thống điện.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao cam kết của các địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện các hạng mục, công trình liên quan đến các dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 và lưới điện giải tỏa công suất, và "cần theo sát tiến độ tổ chức thực hiện".

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, các địa phương phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan rà soát các dự án điện mặt trời được nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ và chuyển sang cơ quan điều tra.

Phân loại những dự án không có dấu hiệu vi phạm, sai phạm mang tính hình sự, có thể khắc phục được theo kết luận thanh tra, kiểm tra... và đáp ứng được các tiêu chí về an toàn hệ thống, công nghệ truyền tải, hiệu quả kinh tế để đưa vào khai thác.

Đối với các dự án nhiệt điện khí đang gặp vướng mắc về cơ chế để xác định sản lượng điện hợp đồng (QC), giá mua điện,... Phó Thủ tướng đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp chủ động tham gia cùng với Bộ Công Thương để hoàn thiện việc sửa đổi, ban hành các thông tư liên quan; chuẩn bị hồ sơ báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách cho các dự án điện khí.

Về Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi, Phó Thủ tướng yêu cầu phải có dự án, mô hình cụ thể (xuất khẩu toàn bộ, sản xuất nhiên liệu xanh (hydro, amoniac), phát lên lưới điện quốc gia), phương thức triển khai (doanh nghiệp trong nước, liên doanh với nước ngoài) từ đó xác định "bài toán" đặt ra cần giải quyết về hành lang pháp lý, điều tra khảo sát, quy hoạch... "để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là có thể triển khai đồng bộ, tổng thể".

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và các địa phương rà soát, báo cáo cụ thể số lượng dự án nguồn điện bị chậm tiến độ, làm rõ "những dự án nào xử lý được, những dự án nào chưa xử lý được", kiến nghị cấp thẩm quyền hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án bảo đảm chủ động bù đắp công suất cho các dự án nguồn điện bị chậm tiến độ so với Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII với các giải pháp, cơ chế quyết định đầu tư các dự án nguồn điện mới, huy động thêm các nguồn điện khác: Thủy điện, điện mặt trời, điện mặt trời mái nhà, hệ thống lưu trữ điện từ điện mặt trời,...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây