Sở Công Thương

https://sct.dongnai.gov.vn

Đồng Nai di dời lưới điện, gỡ nút thắt cao tốc, Vành đai 3

Công ty Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) đã hoàn thành khối lượng lớn công việc di dời hạ tầng lưới điện liên quan đến các dự án trọng điểm quốc gia, góp phần gỡ nút thắt về mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và đường Vành đai 3 TP.HCM.

Công ty Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) đã hoàn thành khối lượng lớn công việc di dời hạ tầng lưới điện liên quan đến các dự án trọng điểm quốc gia, góp phần gỡ nút thắt về mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và đường Vành đai 3 TP.HCM.

Theo báo cáo của PC Đồng Nai, đến ngày 24/8/2025, tiến độ di dời lưới điện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện sự nỗ lực phối hợp giữa các bên liên quan.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu: Đạt 99% tiến độ di dời

Tại dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, công tác di dời lưới điện gần như đã hoàn tất.

  • Thành phần 1: 100% vị trí giao chéo của lưới điện trung, hạ thế (10/10 vị trí) và 100% vị trí đường dây 110kV (2/2 vị trí) đã được di dời xong.

  • Thành phần 2: Toàn bộ 18 vị trí lưới điện trung, hạ thế đã hoàn thành di dời. Đối với lưới điện 110kV, PC Đồng Nai đang khẩn trương thi công phần móng trụ mới tại 09 vị trí. Đơn vị thi công đã lên kế hoạch chi tiết để dựng trụ, thay dây dẫn vào các ngày 6-7/9, 13-14/9, và 20-21/9 tới đây. Riêng khu vực do Ban QLDA huyện Long Thành phụ trách, 11 trên 12 vị trí đã di dời xong. Vị trí còn lại dự kiến hoàn tất vào ngày 28/8/2025.

Tuy nhiên, PC Đồng Nai kiến nghị Ban QLDA khẩn trương bàn giao vị trí móng số 16 còn lại để hoàn thành đồng bộ toàn bộ công tác di dời.

Đường Vành đai 3: Sẵn sàng mặt bằng cho giai đoạn mới

Tại dự án đường Vành đai 3, công tác di dời cũng đang được triển khai hiệu quả.

  • Giai đoạn 1: 7/11 vị trí lưới điện trung, hạ thế và TBA đã di dời xong. Bốn vị trí còn lại đã di dời xong phần lưới nổi và lưới ngầm, sẵn sàng chờ cầu vượt hoàn thành để kéo cáp ngầm.

  • Giai đoạn 2: Đơn vị thi công đã chuẩn bị vật tư và phương án để di dời 27 vị trí lưới điện trung, hạ thế và 01 vị trí lưới điện 110kV. PC Đồng Nai đề nghị Ban QLDA sớm bàn giao mặt bằng và yêu cầu nhà thầu khẩn trương lập phương án thi công để đảm bảo tiến độ.

Cảng hàng không Long Thành: Hoàn thành 100% di dời

Đặc biệt, công tác di dời lưới điện phục vụ dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đã hoàn thành 100% khối lượng công việc, bao gồm 08 vị trí lưới điện trung, hạ thế và 01 vị trí 110kV. Đây là một thành tựu quan trọng, góp phần đảm bảo dự án sân bay trọng điểm này được triển khai đúng tiến độ.

Những kết quả này cho thấy sự quyết liệt của PC Đồng Nai trong việc tuân thủ các chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Nai và Tổng công ty Điện lực miền Nam. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bên liên quan là chìa khóa để giải quyết những vướng mắc, tạo động lực mạnh mẽ cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông quốc gia. (Nguồn: 2549/PCĐN-KT ngày 25/08/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai)./.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây