Sở Công Thương

https://sct.dongnai.gov.vn

Đốc tiến độ các dự án giải tỏa công suất nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (Y)

Tỉnh Đồng Nai cần quyết liệt chỉ đạo, xử lý khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất các nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2024 để có thể sớm hoàn thành dự án vào cuối năm 2025.

Góp phần tăng thêm 1600MW công suất nguồn

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện (NMĐ) Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, hiện nay Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đang triển khai đầu tư xây dựng 4 dự án lưới điện đồng bộ với NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4.

Trong đó 3 dự án Trạm biến áp (TBA) 220kV khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối; đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 – TBA 500kV Long Thành; đường dây 500kV NMĐ Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè giao Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB) quản lý điều hành.

Dự án đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái giao Ban QLDA truyền tải điện (NPTPMB) quản lý điều hành.

Đây là các dự án trọng điểm, có vai trò quan trọng trong việc giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3 và NMĐ Nhơn Trạch 4. Đồng thời, tăng cường liên kết lưới, truyền tải công suất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh khu vực phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai.

Khi các dự án này đi vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Việc hoàn thành các công trình đường dây 220kV và 500kV đấu nối NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 với hệ thống điện quốc gia sẽ góp phần tăng tổng công suất nguồn thêm hơn 1.600MW phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân.

Với tính chất quan trọng đó, ngày 30/8/2024, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất các nhà máy điện. Phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2024 để có thể sớm hoàn thành dự án, đảm bảo giải tỏa công suất cho Dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4 vào cuối năm 2025.

"Gỡ vướng" về giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án

Theo báo cáo của EVNNPT, hiện nay các dự án đang gặp khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Cụ thể như các địa phương tại Đồng Nai chưa thể ban hành thông báo thu hồi đất do vướng mắc thủ tục.

Công tác thực hiện giá đất cụ thể để thực hiện dự án cũng đang phải chờ ý kiến các sở ngành của tỉnh…

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo rà soát tiến độ các dự án giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3, 4 mới đây Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia EVNNPT Bùi Văn Kiên nhấn mạnh: Đây là các dự án trọng điểm cấp bách của Tổng công ty và là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 nhằm đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống. 

Hiện nay các vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý đang được dần tháo gỡ. Do đó, lãnh đạo EVNNPT yêu cầu SPMB cần tiếp tục chủ động bám sát và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Nai, các sở ban ngành và chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ các vướng mắc khó khăn liên quan đến công tác Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT yêu cầu nhà thầu thi công nhận mặt bằng đến đâu tổ chức thi công ngay đến đó, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng công trình, đáp ứng tiến độ vận hành thương mại của NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Các đơn vị cần tập trung cao độ, phát huy tinh thần của dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối, làm việc với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất đưa dự án về đích.

Trong đó hàng tuần phải báo cáo Tổng công ty tình hình thực hiện cụm các dự án phục vụ cấp điện thử nghiệm và giải phóng công suất của NMĐ Nhơn Trạch 3, 4. Đối với khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai phải báo cáo tiến độ hàng ngày.

Lãnh đạo EVNNPT yêu cầu SPMB chỉ đạo nhà thầu tập trung toàn bộ lực lượng để dựng cột, kéo dây đảm bảo hoàn thành dự án đường dây 500kV NMĐ Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè trong tháng 10/2024.

Cùng với đó chủ động phối hợp với địa phương sớm có phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - TBA 500 kV Long Thành.

Đối với NPTPMB cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, để đảm bảo có mặt bằng khởi công dự án vào tháng 1/2025 và tập trung nguồn lực để hoàn thành đóng điện dự án dường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái trong tháng 10/2025.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây