Sở Công Thương

https://sct.dongnai.gov.vn

Đồng Nai: Nỗ lực đưa Dự án Sân bay Long Thành “về đích”

Nhiều hạng mục quan trọng của Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1 đang dần về đích. Tuy nhiên, để kịp tiến độ hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong tháng 6-2026, vẫn cần sự nỗ lực rất lớn của các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu, nhất là tại các gói thầu có khối lượng thi công lớn.

Nhiều hạng mục bám sát tiến độ

Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 có 4 dự án thành phần. Mới đây, trong báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án (kỳ giữa tháng 1-2026) gửi Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đánh giá: Tiến độ thi công các dự án thành phần đang cơ bản bám sát kế hoạch, đảm bảo tiến độ hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6-2026.

Đối với Dự án Thành phần 1, các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, đến nay, tất cả 6 công trình trụ sở đã hoàn thành xây dựng. Trong đó, công trình Trụ sở Hải quan (Bộ Tài chính) đã hoàn thành xây dựng và các thủ tục nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy; nghiệm thu hoàn thành công trình. 5 công trình còn lại đang tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy; nghiệm thu hoàn thành công trình và dự kiến hoàn thành trong tháng 1, tháng 2-2026.

Với Dự án Thành phần 2, các công trình phục vụ quản lý bay, các hạng mục công trình xây dựng gồm: đài kiểm soát không lưu, nhà kỹ thuật, nhà VIP, nhà nguồn, công trình phục vụ quản lý bay đã hoàn thành cơ bản xây dựng vào ngày 19-12-2025. Hiện nay, các nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện lắp đặt hệ thống thiết bị cơ điện; phòng cháy, chữa cháy và hệ thống cáp trong tuynel ngầm và dự kiến hoàn thành trong tháng 2-2026.

Cùng với đó, các hệ thống, thiết bị quản lý bay (trạm radar sơ cấp/thứ cấp, trạm phát sóng vô tuyến, trạm thu sóng vô tuyến, trạm giám sát phụ thuộc, trạm radar khí tượng, đài dẫn đường đa hướng) đã cơ bản hoàn thành lắp đặt toàn bộ các thiết bị. Hiện nay, chủ đầu tư đang chuẩn bị tổ chức vận hành thử nghiệm đơn động, liên động và dự kiến hoàn thành vào tháng 4-2026.

Trong khi đó, tại Dự án Thành phần 4, các công trình khác, hiện nay có 7 công trình gồm các công trình dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không; kỹ thuật thương mại mặt đất; các hangar (khu bảo dưỡng tàu bay) đang được triển khai thi công. Các công trình này dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6-2026.

Riêng Dự án Thành phần 3, các công trình thiết yếu trong sân bay, dự án thành phần quan trọng nhất của toàn bộ Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1, đến nay đã thi công hoàn thành 3/15 gói thầu. Với 12 gói thầu còn lại đang thi công, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, có 10 gói thầu có thể đảm bảo tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6-2026.

Tập trung huy động thêm nhân lực, thiết bị phục vụ thi công

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay, với Dự án Thành phần 2, chủ đầu tư là Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cần tiếp tục khẩn trương tổ chức hoàn thành các hạng mục công trình còn lại, đặc biệt là hệ thống cáp trong tuynel ngầm và vận hành đơn động, liên động các hệ thống thiết bị để chuẩn bị phục vụ khai thác thương mại trong tháng 6-2026.

Đối với Dự án Thành phần 3, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu huy động thêm nhân lực, thiết bị thi công để tổ chức triển khai thi công các hạng mục công trình, nhất là đối với các gói thầu 4.8, giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; 5.10, nhà ga hành khách. Bởi đây là các gói thầu có khối lượng công việc hoàn thiện rất lớn, nhất là gói thầu 5.10, chủ yếu sử dụng lực lượng công nhân, ít dùng máy, thiết bị cơ giới nên vẫn có nguy cơ chậm so với tiến độ điều chỉnh.

Trước đó, vào giữa tháng 1-2026, tại chuyến kiểm tra thực tế thi công dự án của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng giám đốc ACV cho biết: Toàn bộ các gói thầu của dự án đang được tổ chức thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng công trường. Các liên danh nhà thầu đã huy động gần 15 ngàn chuyên gia, kỹ sư, công nhân, hơn 3 ngàn thiết bị, máy móc, triển khai hàng trăm mũi thi công. “Mục tiêu cao nhất là đưa Sân bay Long Thành vào vận hành, khai thác thương mại trong tháng 6-2026” - ông Nguyễn Tiến Việt cho biết.

Cũng tại buổi làm việc này, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh: Các hạng mục của dự án phải hoàn thành trước tháng 6-2026, sẵn sàng phục vụ hoạt động khai thác của Sân bay Long Thành theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, công trường Sân bay Long Thành không chỉ cần nhanh mà còn phải đẹp, xanh, sạch. Mỗi hạng mục hoàn thành phải đạt chuẩn về chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ, xứng đáng là một cảng hàng không quốc tế hiện đại, thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn 5 sao khi đi vào vận hành.

Trong báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 gửi Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị ACV, với vai trò là chủ đầu tư Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 2, khẩn trương tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi để triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.


 

Tác giả: Tuấn Phạm Châu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây