Sở Công Thương

https://sct.dongnai.gov.vn

Đồng Nai: Chuẩn bị gấp rút để khởi công 3 khu công nghiệp

Ngày 12-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức chủ trì họp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư về tiến độ các khu công nghiệp: Long Đức 3, Bàu Cạn - Tân Hiệp, Xuân Quế - Sông Nhạn trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, tại các khu công nghiệp này đã hoàn thành kiểm đếm 100% diện tích đất của ngành cao su cũng như phần đất của các hộ dân. Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ công tác ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và quyết định thu hồi đất; trong đó tại Khu công nghiệp Long Đức 3 đã hoàn thành.

Đối với các tuyến giao thông kết nối quan trọng là đường Vũ Hồng Phô (Khu công nghiệp Long Đức 3), ĐT770B (Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp) và tuyến Thừa Đức - Long Khánh (Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn) hiện chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, bồi thường giải phóng mặt bằng và thiết kế, đảm bảo khởi công đồng bộ với các khu công nghiệp.

Đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp trình bày kiến nghị tại cuộc họp. Ảnh: Vương Thế

Chủ đầu tư các khu công nghiệp đề nghị Tổng công ty Cao su Đồng Nai phối hợp, hỗ trợ bàn giao tạm mặt bằng (khoảng 1ha đối với Khu công nghiệp Long Đức 3; 2ha đối với Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp và 2ha đối với Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn) trước ngày 15-11-2025 để chuẩn bị cho lễ khởi công.

Lãnh đạo xã Xuân Quế trao đổi những vướng mắc liên quan. Ảnh: Vương Thế

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan đã nêu một số vướng mắc còn tồn đọng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; những vấn đề về hạ tầng điện, đường giao thông cũng như các thủ tục liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức khẳng định thời gian rất gấp, không thể chậm trễ thêm, trong khi tiến độ công việc đang chưa có nhiều tiến triển so với 1 tháng trước. Do đó, lãnh đạo tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan thể hiện trách nhiệm; cần phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm các vướng mắc, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ vì ngày 19-12 tới, các dự án khu công nghiệp này sẽ khởi công.

Việc các dự án khu công nghiệp nêu trên được triển khai sớm và khởi công đúng tiến độ không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp bền vững của tỉnh Đồng Nai, mà còn khẳng định vai trò tiên phong trong thu hút các nhà đầu tư chiến lược, mở rộng mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và tạo động lực phát triển bền vững cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.


 

Tác giả: Tuấn Phạm Châu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây